Sở Xây dựng

https://sxd.dongnai.gov.vn

Bộ Giao thông vận tải tổ chức họp rà soát tiến độ các dự án để hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc

Sáng ngày 10/10/2024, Bộ Giao thông vận tải đã làm việc trực tuyến với các Bộ ngành, địa phương liên quan đến các tuyến đường cao tốc đang triển khai trên phạm vi cả nước để rà soát tiến độ, đưa ra kế hoạch, lộ trình thực hiện các dự án để hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025.

H1B4.png 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị

Đại diện Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các dự án đường cao tốc tại từng địa phương, theo đó phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành được 3.000m đường cao tốc, trong đó chia ra thành 03 nhóm dự án:

Nhóm thứ nhất, là các dự án có tính khả thi cao có thể hoàn thành trong năm 2025, trong nhóm này thì các khó khăn vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp đã cơ bản được tháo gỡ, mặt bằng tương đối đảm bảo.

Nhóm thứ hai, là các dự án có khó khăn vướng mắc về vật liệu và mặt bằng thi công không nhiều, nếu có sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương để tháo thì sẽ hoàn thành được trong năm 2025.

Nhóm thứ ba, là các dự án rất khó hoàn thành được vào năm 2025, phải nỗ lực rất cao trong giải phóng mặt bằng, giải quyết nguồn vật liệu san lấp và có sự vào cuộc quyết liệu từ các cấp, các ngành, địa phương mới có thể hoàn thành.

 Đối với các dự án đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai hiện nay gồm có 02 dự án là Dự án đường Vành đai 3 và Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
H2B4.png

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Nguyễn Thị Hoàng báo cáo về các dự án qua địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tình hình thực hiện và khó khăn vướng mắc cụ thể như sau:

- Đối với Dự án đường Vành đai 3, gồm 02 dự án thành phần qua địa bàn tỉnh Đồng Nai:

+ Dự án thành phần 1A: đã phê duyệt phương án bồi thường 468 hộ/ 49,3ha (đạt 100%); Đã bàn giao mặt bằng 49,21ha, đạt 99,98%, trong đó phần tuyến chính đã bàn giao 100% mặt bằng; Còn lại 0,09ha của 01hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền, địa phương tiếp tục vận động, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2024.

+ Dự án thành phần 4: đã phê duyệt phương án bồi thường 798 hộ/65ha (đạt 100%); Đã bàn giao mặt bằng 58,15/65ha, đạt 89,46%; Còn lại 6,85ha, tỷ lệ 10,54%, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2024.

Về bố trí tái định cư cho dự án đường Vành đai 3: UBND huyện Nhơn Trạch đã xây dựng hoàn thành các khu tái định cư, đủ điều kiện bố trí cho người dân và cơ bản hoàn thành xét tái định cư cho người dân.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đang triển khai thi công xây lắp 03 gói thầu (số 26, số 29 và số 32) với khối lượng thực hiện 133 tỷ đồng/1.853,08 tỷ đồng (đạt 7,2% giá trị hợp đồng), kế hoạch vốn năm 2024 giao là 700 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương là 474.456 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 225.544 triệu đồng), đã giải ngân được 121,802 tỷ đồng đạt 17,4% kế hoạch.

- Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, gồm 02 dự án thành phần qua địa bàn tỉnh Đồng Nai:

Thời gian qua, Tỉnh đã phát động chiến dịch 30 ngày đêm GPMB cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 03 lần và sau đó tiếp tục yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Về kết quả GPMB cụ thể đến nay như sau:

+ Dự án thành phần 1: Đã phê duyệt phương án bồi thường 92,34ha, đạt 67%; Đã bàn giao mặt bằng được 80,31ha/137,636ha đạt 58,3%.

+ Dự án thành phần 2: Đã phê duyệt phương án bồi thường 106,81ha, đạt 70%; Đã bàn giao mặt bằng được là 118.97ha/151,58ha đạt 78%, tăng 34,35 ha so với kỳ họp thứ 13.

Địa phương sẽ phấn đấu cơ bản đảm bảo hoàn thành công tác GPMB của dự án thành phần 2 trong tháng 10/2024.

+ Về các khu tái định cư: Hiện tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây dựng, tiến độ các khu tái định cư đến nay như sau: (1) Khu tái định cư Bình Minh - Trảng Bom, đã xây dựng xong, số lượng 151 lô đất; (2) Khu Tái định cư An Thuận, xã Long An, huyện Long Thành đã xây dựng xong, số lượng 73 lô (hỗ trợ bố trí cho các hộ thuộc thành phố Biên Hòa); (3) Khu Tái định cư Long Đức đang xây dựng dự kiến tháng 10/2024 hoàn thành, số lượng 843 lô đất; (4) Khu Tái định cư Long Phước đang xây dựng dự kiến tháng 01/2025 hoàn thành, số lượng 1.048 lô đất; (5) Khu tái định Tam Phước 1.280 lô đất đã phê duyệt dự án trong tháng 6/2024, dự kiến bàn giao đất nền tái định cư trong tháng 05/2025; (6) Khu tái định cư Phước Tân 1.066 lô đất, dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 9/2024, dự kiến bàn giao đất nền tái định cư trong tháng 08/2025.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đang triển khai thi công xây lắp 02 gói thầu (số 18 và số 21) với khối lượng thực hiện 150 tỷ đồng/2.580 tỷ đồng (đạt 5,3% giá trị hợp đồng), kế hoạch vốn năm 2024 giao là kế hoạch vốn năm 2024 trung ương giao là 500 tỷ đồng, đã giải ngân được khoảng 77,729 tỷ đồng, đạt khoảng 15,54%.

- Về nhu cầu vật liệu, tổng số đá xây dựng các loại khoảng 2.211.948 m3; Cát san lấp khoảng 1.178.982 m3; Đất đắp khoảng 5.855.757m3. Cụ thể như sau:

+ Dự án thành phần 1A - đường Vành đai 3:  Đá xây dựng các loại oảng 124.000m3; Cát san lấp khoảng 246.300m3; Đất đắp khoảng 44.753m3.

+ Dự án thành phần 3 - đường Vành đai 3: Đá xây dựng các loại khoảng 577.708 m3; Cát san lấp khoảng 498.058 m3; Đất đắp khoảng 390.401m3.

+ Dự án thành phần 1 - đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đá xây dựng các loại khoảng 398.240m3; Cát san lấp khoảng 99.624m3; Đất đắp khoảng 2.270.603m3.

+ Dự án thành phần 2 - đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đá xây dựng các loại khoảng 1.112.000 m3; Cát san lấp khoảng 335.000m3; Đất đắp khoảng 3.150.000m3.

Về tháo gỡ các khó khăn trong khai thác vật liệu san lấp:

- Về đất đắp: Đối với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai các thủ tục cấp mỏ đất đắp để các nhà thầu khai thác phục vụ thi công dự án Biên Hòa - Vũng Tàu, hoàn thành trong tháng 8/2024. Đồng Nai đã thống nhất khai thác vật liệu san lấp phục vụ dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại 03 vị trí gồm:

+ Khu vực xã Phước Bình, diện tích 16,15ha, trữ lượng 3,5 triệu m3.

+ Khu vực xã Phước Tân, diện tích 9,3ha, trữ lượng 1,0 triệu m3.

+ Khu vực xã Tam Phước, diện tích 6,0ha, trữ lượng 0,18 triệu m3.

Tổng cộng: 4,68 triệu m3 xấp xỉ nhu cầu 5,9 triệu m3. Phần khối lượng vật liệu san lấp còn lại (khoảng 1,2 triệu m3) sẽ tiến hành mua của các mỏ thương mại hiện có trên địa bàn tỉnh.   

- Về đá xây dựng: trên địa bàn tỉnh đủ đảm bảo nhu cầu và sẽ hỗ trợ cung cấp cho các tỉnh miền Tây.

- Về cát san lấp: tỉnh Đồng Nai đang phối hợp mua từ các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long.


Tác giả: Tác giả : Duy Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây