Sở Xây dựng

https://sxd.dongnai.gov.vn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 10-1-2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp và tham gia đoàn công tác có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng với Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà và các đơn vị liên quan trên công trường Dự án Sân bay Long Thành
Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công một số hạng mục thuộc Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay và Dự án Thành phần 4, các công trình dịch vụ hàng không.
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện nay, các liên danh nhà thầu đang huy động gần 15 ngàn chuyên gia, kỹ sư, công nhân và hơn 3 ngàn thiết bị, máy móc, triển khai hàng trăm mũi thi công trên công trường. Toàn bộ Dự án Thành phần 3 có 15 gói thầu, trong đó 3 gói đã hoàn thành, 12 gói đang triển khai thi công. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt gần 58 ngàn tỷ đồng, tương đương 67% giá trị hợp đồng đã ký.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thi công các hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Đồng Nai chủ động triển khai, bảo đảm tiến độ các hạng mục sân bay

Cùng với việc phối hợp triển khai các gói thầu chính của dự án, tỉnh Đồng Nai đã và đang chủ động, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm tiến độ chung của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ các gói thầu tại sân bay Long Thành
Cụ thể, Dự án xây dựng Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 43 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 25/12/2024 với thời gian thi công 360 ngày. Đến nay, gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị đã hoàn thành; Công an tỉnh Đồng Nai đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng.
Đối với Dự án Trụ sở Kiểm dịch Y tế quốc tế, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng mức đầu tư khoảng 161 tỷ đồng. Hiện nay, Chủ đầu tư đang trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục kết cấu phần ngầm của khối nhà hành chính và khối nhà cách ly thuộc dự án Trụ sở Kiểm dịch Y tế quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Về Hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, UBND tỉnh đã phê duyệt thông tin dự án đồng thời phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với Hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hiện nay Sở Công thương đang tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
Đối với Dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1), dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung vốn ngân sách trung ương năm 2025. UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho hai dự án thành phần. Hiện nay, dự án tiêu thoát nước đang được trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang triển khai các bước lựa chọn nhà thầu lập phương án bồi thường.
Tăng tốc thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn và kết nối đồng bộ
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công trong việc bám sát tiến độ thời gian qua. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công liên tục theo phương án “3 ca, 4 kíp”, tận dụng tối đa thời gian, nhân lực và thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ các gói thầu, đồng thời tuyệt đối bảo đảm chất lượng công trình.
Bộ Trưởng Trần Hồng Minh tặng quà động viên các công nhân tại công trường
Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, các hạng mục của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải hoàn thành trước tháng 6/2026, sẵn sàng phục vụ công tác vận hành, khai thác theo đúng kế hoạch. Trong giai đoạn tăng tốc về đích, các nhà thầu cần đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động, an toàn công trình và bảo đảm mỹ quan tổng thể.
 

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục, bảo đảm chất lượng công trình.
 

Tác giả: Hữu Đức

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây