Sở Xây dựng

https://sxd.dongnai.gov.vn

Đường Vành đai 3 qua Đồng Nai bứt tốc, thông xe kỹ thuật đúng hẹn

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, đang ghi nhận những chuyển biến tích cực cả về tiến độ thi công lẫn giải ngân vốn đầu tư. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và nỗ lực của các đơn vị liên quan, dự án đã chính thức thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025, tạo dấu mốc quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
– Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, đang ghi nhận những chuyển biến tích cực cả về tiến độ thi công lẫn giải ngân vốn đầu tư. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và nỗ lực của các đơn vị liên quan, dự án đã chính thức thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025, tạo dấu mốc quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
 
 Toàn cảnh tuyến Vành đai 3 qua Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, xây dựng đoạn tuyến dài khoảng 11,26km (không bao gồm dự án thành phần 1A). Điểm đầu tuyến tại Km0+000, thuộc xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch (cũ); điểm cuối tại cầu Nhơn Trạch, khu vực xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (cũ). Tuyến đường đi qua địa bàn xã Nhơn Trạch và xã Phước An, giữ vai trò kết nối trực tiếp giữa Đồng Nai với TP.HCM và các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ.

Công nhân lắp đặt biển báo, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ Vành đai 3.

  Máy móc thi công trên tuyến Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai
Dự án đang triển khai 03 gói thầu chính. Tính đến ngày 28/12/2025, tổng giá trị thực hiện đạt 1.175.000/1.853.080 triệu đồng, tương đương 63,4% giá trị hợp đồng.
Cụ thể, Gói thầu số 26 (đoạn từ đầu tuyến đến nút giao ĐT.25C, dài 2,2km) đạt 49,3% giá trị hợp đồng; Gói thầu số 29 (đoạn từ nút giao ĐT.25C đến nút giao ĐT.25B, dài 2,8km) đạt 68,2%; Gói thầu số 32 (đoạn từ nút giao ĐT.25B đến cuối tuyến) đạt 68%. Các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, tăng ca, tăng kíp, tập trung hoàn thiện các hạng mục nền, mặt đường và công trình phụ trợ nhằm bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.
Song song đó, Gói thầu số 76 về di dời hệ thống điện cao thế, trung – hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng đang được khẩn trương triển khai. Hiện đã bàn giao 06/08 vị trí đất trụ, đang triển khai thi công di dời; còn 02 vị trí còn lại đang tiếp tục được phối hợp với địa phương tháo gỡ để sớm bàn giao.

Hình ảnh công nhân đang miệt mài làm việc trên đại công trường Vành đai 3

Công nhân và máy móc thi công xuyên đêm trên dự án Đường Vành đai 3
Năm 2025, dự án được bố trí 549.121 triệu đồng kế hoạch vốn, đến nay đã giải ngân 471.098 triệu đồng, đạt 86% kế hoạch. Việc thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 không chỉ là dấu mốc quan trọng của riêng Dự án thành phần 3, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu sớm hoàn thành toàn tuyến Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Khi tuyến đường được đưa vào khai thác đồng bộ, sẽ tạo trục giao thông chiến lược kết nối vùng, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ và đường đô thị hiện hữu, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn đầu tư của khu vực Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.
 

Tác giả: Hữu Đức

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây