Sở Xây dựng

https://sxd.dongnai.gov.vn

Tập trung 02 giải : giải ngân và giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm

Ngày 13-6, Thường trực Tỉnh uỷ cùng Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Tổ trưởng Tổ chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Hồ Thanh Sơn đã chủ trì hội nghị giao ban các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tháng 6.

H1 24.6.jpg

​Theo Sở Kế hoạch và đầu tư, trong gần 2 tháng qua, việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc phát động chiến dịch “30 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm", dù kết quả cuối cùng chưa đạt được như kỳ vọng nhưng cũng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm gồm: đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường ven sông Cái và đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa.

Đối với công tác giải ngân vốn, đến cuối tháng 5, nguồn vốn đã giải ngân tại các công trình, dự án trọng điểm là gần 1,2 ngàn tỷ đồng trên tổng vốn gần 6,2 ngàn tỷ đồng bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2024, đạt hơn 19% kế hoạch. So với thời điểm ngày 17-4, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tăng hơn 8,4%.

Theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, đến cuối tháng 6, khi các dự án đặc biệt là Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân thì tỉnh sẽ giải ngân được thêm khoảng 3,4 ngàn tỷ đồng vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng. Lúc đó, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng sẽ đạt khoảng 84% kế hoạch. Đồng thời, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm cũng sẽ tăng từ hơn 19% lên khoảng 65% kế hoạch vào tháng 7.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị, thời gian tới các đơn vị liên quan cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. “Đặc biệt là đối với 2 nhiệm vụ giải ngân vốn và giải phóng mặt bằng. Muốn giải ngân được nguồn vốn thì phải có mặt bằng thi công"- Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, muốn thực hiện được 2 nhiệm vụ trên thì các cơ quan liên quan phải phối hợp chặt chẽ, giải quyết sớm các vướng mắc.

 

 


Tác giả: Tác giả: Vĩnh An

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây