Sở Xây dựng

https://sxd.dongnai.gov.vn

Thi công “3 ca, 4 kíp” tại các công trình trọng điểm tỉnh Đồng Nai

Năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật và sự bứt phá mạnh mẽ về tiến độ thi công tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Những kết quả đạt được là sự kết tinh của nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó giải pháp tổ chức thi công theo phương án “3 ca, 4 kíp”, làm việc liên tục ngày đêm, giữ vai trò then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các dự án theo đúng mục tiêu đề ra nhất là trong bối cảnh điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp với nhiều cơn bão và mưa lớn kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi công, việc chủ động triển khai “3 ca, 4 kíp” đã giúp các dự án từng bước bù đắp khối lượng chậm tiến độ, duy trì nhịp độ thi công ổn định; tiêu biểu có thể kể đến một số dự án sau.
Năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật và sự bứt phá mạnh mẽ về tiến độ thi công tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Những kết quả đạt được là sự kết tinh của nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó giải pháp tổ chức thi công theo phương án “3 ca, 4 kíp”, làm việc liên tục ngày đêm, giữ vai trò then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các dự án theo đúng mục tiêu đề ra nhất là trong bối cảnh điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp với nhiều cơn bão và mưa lớn kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi công, việc chủ động triển khai “3 ca, 4 kíp” đã giúp các dự án từng bước bù đắp khối lượng chậm tiến độ, duy trì nhịp độ thi công ổn định; tiêu biểu có thể kể đến một số dự án sau.
Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Trong thời gian qua, nhờ triển khai quyết liệt thi công “3 ca, 4 kíp”, các nhà thầu đã hoàn thành kịp thời các hạng mục trọng yếu, bảo đảm thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025 đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, dự án triển khai với 03 gói thầu xây lắp với sự tham gia của 12 nhà thầu (trong đó có 05 nhà thầu chính và 07 nhà thầu phụ), tổ chức 20 mũi thi công, huy động 149 xe máy, thiết bị và 323 lao động, giá trị thực hiện đạt 64% giá trị hợp đồng, đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

Xe đầu kéo chở cuộn thép phục vụ thi công cầu, đường được trung chuyển trong ca đêm theo phương án thi công ‘3 ca, 4 kíp’  tại Dự án Vành đai 3 TP.HCM
Để bảo đảm đưa dự án vào khai thác trong năm 2026, các nhà thầu đã chủ động huy động toàn bộ máy móc, thiết bị và nhân lực; duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, tập trung đẩy mạnh các hạng mục thi công ban đêm như: lu lèn nền đường K95, K98; thi công cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng, thảm nhựa; đắp vật liệu dạng hạt tại khu vực đầu cầu; thi công bản mặt cầu và tường chắn có cốt.
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu – dự án thành phần 1
Dự án có 02 gói thầu xây lắp với tổng số 12 nhà thầu (trong đó 8 nhà thầu chính và 04 nhà thầu phụ). Dự án đang triển khai với với 42 mũi thi công, tổng 610 xe máy thiết bị và 465 nhân công thực hiện dự án. Giá trị thực hiện đạt khoảng 68% giá trị hợp đồng; trong đó Gói thầu số 18 đạt 62%, Gói thầu số 21 đạt 67%.
Để bảo đảm mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong năm 2026, các đơn vị thi công đã thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp” , tập trung đẩy mạnh các hạng mục thi công ban đêm như: lu lèn nền đường K95, K98; thi công cấp phối đá dăm; đắp vật liệu dạng hạt tại khu vực đầu cầu; thi công lan can cầu và bản mặt cầu. Việc tổ chức thi công liên hoàn giúp công trình duy trì nhịp độ ổn định, bù đắp tiến độ đã bị ảnh hưởng trong thời gian mưa kéo dài trước đó, qua đó, rút ngắn thời gian thi công và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Công trường Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (dự án thành phần 1) sáng đèn trong ca đêm, thi công ‘3 ca, 4 kíp’ để rút ngắn thời gian thực hiện.
    Dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa
Dự án Xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn có tổng chiều dài tuyến hơn 5,4km, chia làm 2 nhánh. Dự án đang triển khai thi công 05 gói thầu xây lắp chính, với giá trị hợp đồng đạt 77,7%. Hiện nay, dự án đã bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện; trên công trường, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt, các nhà thầu đang tăng cường thi công “3 ca, 4 kíp”, làm ngày, làm đêm, như gói thầu số 07 huy động 8 xe lu, 1 xe đào, 10 xe ben; gói thầu số 15 tăng ca đêm thi công các hạng mục như cống, hố ga, hào kỹ thuật giếng thăm, ra đá mi phải tuyến với làn rộng 12 m, tất cả các phương tiện, thiết bị và lực lượng nhân công đều được bố trí hợp lý, đồng bộ, nhằm đảm bảo mục tiêu thông xe tuyến đường trước Tết Nguyên Đán 2026.


Các nhà thầu tổ chức thi công ‘3 ca, 4 kíp’, làm việc ngày đêm tại Dự án đường trục trung tâm TP. Biên Hòa
Dự án Nâng cấp đường 25B đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch (nay là xã Long Thành và xã Nhơn Trạch)
Dự án Nâng cấp đường tỉnh 25B có chiều dài hơn 9,2 km, đi qua địa bàn xã Long Thành và xã Nhơn Trạch. Đến nay, dự án đã được bàn giao khoảng 70% mặt bằng, đang triển khai 01 gói thầu xây lắp với giá trị thực hiện đạt 30,37%. Đơn vị thi công dự án đã tổ chức triển khai “3 ca, 4 kíp”, huy động 58 máy móc, thiết bị và 70 nhân sự, triển khai 07 mũi thi công, trong đó có 03 mũi tăng ca ban đêm, bảo đảm thi công liên tục, không gián đoạn. Nhờ đó, nhiều hạng mục trọng điểm đã đạt kết quả tích cực như: thông xe kỹ thuật tuyến chính trái; hoàn thành hệ thống thoát nước tuyến chính; hoàn thành cầu Bà Ký 2; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đường, cầu và hệ thống chiếu sáng, góp phần bù đắp thời gian chậm do vướng mắc mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ hợp đồng vào tháng 02/2026.


Đơn vị thi công tổ chức thi công ‘3 ca, 4 kíp’, làm việc ban  đêm tại Dự án nâng cấp đường tỉnh 25B (đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51)

Ban đêm công nhân đang hoàn thiện cốt thép và chuẩn bị các công đoạn kỹ thuật để thi công bê tông mặt đường Dự án nâng cấp đường tỉnh 25B

Các dự án giao thông đô thị khác

Tại Dự án đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang), huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, từ tháng 8 đến tháng 12/2025, chủ đầu tư và các nhà thầu đã tổ chức thi công liên tục theo phương án “3 ca, 4 kíp”, dự kiến tiếp tục duy trì trong tháng 1/2026 nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm kết nối đồng bộ với đường Vành đai 3 TP.HCM.
Dự án đường Vành đai 1 TP.Long Khánh hiện triển khai đồng loạt 5 gói thầu. Trước những khó khăn về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, từ tháng 9/2025, các nhà thầu đã tăng cường thi công “3 ca, 4 kíp”, dự kiến duy trì đến tháng 4/2026 để bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch.
Dự án nâng cấp tuyến đường Duy Tân (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Hàm Nghi), thành phố Long Khánh, đang triển khai 2 gói thầu, đạt từ 70–80% khối lượng. Dự án được tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” từ tháng 9/2025, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026, sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Giải pháp 3 ca, 4 kíp cho các công trình trọng điểm năm 2026
Bước sang năm 2026, tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác định phát triển hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội. Trên cơ sở những kết quả thực tiễn đạt được trong năm 2025, giải pháp tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” được tỉnh xác định là giải pháp trọng tâm, hiệu quả, sẽ tiếp tục được áp dụng linh hoạt và nhân rộng tại các công trình, dự án trọng điểm khác.
 

Tác giả: Hữu Đức

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây