Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo các dự án, công trình giao thông vận tải

Sáng ngày 05/03/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ Trụ sở Chính phủ tới các địa phương trên cả nước.
Sáng ngày 05/03/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ Trụ sở Chính phủ tới các địa phương trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT, chủ trì phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo. 
Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có đồng chí Hồ Văn Hà – Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và đại diện UBND một số xã.

Điểm cầu trực tuyến tỉnh Đồng Nai tham dự Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo các công trình, dự án giao thông trọng điểm quốc gia.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo (ngày 30/01/2026), Thủ tướng Chính phủ đã giao 28 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương. Đến nay,  các bộ, ngành và địa phương, các đơn vị đã hết sức nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện 28 nhiệm vụ được giao tại phiên họp 23, đã hoàn thành 3 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, đang tích cực triển khai 22 nhiệm vụ (trong đó có 19 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên), 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đặc biệt, đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật và các hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe…); dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1; các dự án phục vụ APEC 2027.
Đối với các dự án đường bộ cao tốc đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật dịp 19/12/2025, từ kỳ họp thứ 23 đến kỳ họp này khoảng 1 tháng, vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng các chủ đầu tư, nhà thầu vẫn tiếp tục phát huy tinh thần "làm xuyên ngày Tết, ngày nghỉ", tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" hoàn thiện các hạng mục còn lại đối với các dự án đã thông xe kỹ thuật và hoàn thành đồng bộ các hạng mục để sớm đưa các dự án vào khai thác.
Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345 km đường bộ cao tốc, đang thi công xây dựng 1.252 km và đang chuẩn bị đầu tư khoảng 1.721 km.

Đồng Nai quyết liệt triển khai các dự án giao thông trọng điểm
Phát biểu báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay tỉnh Đồng Nai đang tập trung huy động mọi nguồn lực, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Đồng chí Hồ Văn Hà – Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo tại Hội nghị
Đến nay, Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đạt 67% giá trị hợp đồng, dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (dự án thành phần 1) đạt 73,5% giá trị hợp đồng; hiện nay các khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tăng tốc tiến độ thi công để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu trước ngày 30/4/2026, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM trước ngày 30/6/2026.

Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (dự án thành phần 1) đang khẩn trương thi công với 42 mũi thi công, huy động 610 máy móc, thiết bị và 465 nhân công
Đối với các dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành,  Dầu Giây – Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Đặc biệt, tỉnh cam kết hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Dầu Giây – Tân Phú trong quý I/2026 để bàn giao cho nhà đầu tư.
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương
Phát biểu Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: Các tỉnh, thành phố khẩn trương đẩy nhanh GPMT; triển khai “5 hóa” gồm: số hóa, xanh hóa, thông minh hóa quản trị, tối ưu hóa nguồn lực, hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

      Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương. Đối với tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng đề nghị tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch triển khai; chủ động xác định nguồn vật liệu xây dựng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Gia Nghĩa - Chơn Thành bảo đảm chất lượng và tiến độ như đã cam kết.
Các bộ, ngành và địa phương cần quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026 – 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; trong đó, đầu tư công và các công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.
 

Tác giả: Hữu Đức