Sở Xây dựng

https://sxd.dongnai.gov.vn

Tình hình triển khai thi công Dự án Xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn.

1. Thông tin chung của dự án:
- Tổng mức đầu tư: 1.506.538.753.752 đồng.
- Chiều dài dự án: Dự án có tổng chiều dài tuyến đường khoảng 5.452,64m, chia làm 02 nhánh:
+ Nhánh 1: Điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo) dài khoảng 3.726,6 m, xây dựng mới 02 cầu Thống Nhất và cầu Vàm Ông Án.
+ Nhánh 2: Điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1 tại phường Hiệp Hòa, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa), dài khoảng 1.725 m.
- Cấp kỹ thuật: Công trình giao thông (đường trong đô thị) cấp II. Tốc độ thiết kế: vận tốc tính toán 50km/h
- Quy mô mặt cắt ngang:
+ Nhánh 1: từ đường Võ Thị Sáu đến cầu An Hảo
Đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến cầu Thống Nhất: mặt cắt ngang đường rộng 95m, được bố trí như sau: Bề rộng phần xe cơ giới : 2 x 12,00 = 24,00m, Bề rộng phần xe hỗn hợp: 2 x 8,00 = 16,00m, Dải phân cách giữa = 3,00m, Dải cây xanh biên : 2 x 20,00 = 40,00m, Vỉa hè : 2 x 6,00 = 12,00m, Tổng cộng = 95,00m
Đoạn từ cầu Thống Nhất đến cầu An Hảo: mặt cắt ngang đường rộng 60m, được bố trí như sau: Bề rộng phần xe cơ giới : 2 x 12,00 = 24,00m, Bề rộng phần xe hỗn hợp: 2 x 7,00 = 14,00m, Dải phân cách giữa = 3,00m, Dải phân cách biên : 2 x 3,00 = 6,00m, Vỉa hè : 2 x 6,50 = 13,00m,Tổng cộng = 60,00m
+ Nhánh 2: từ giao với nhánh 1 đến nút giao đường Đặng Văn Trơn – đường đầu cầu Bửu Hòa.
Mặt cắt ngang đường rộng 47m, được bố trí như sau: Bề rộng phần xe cơ giới : 2 x 12,00 = 24,00m, Dải phân cách giữa = 3,00m, Vỉa hè : 2 x 10,00 = 20,00m
Tổng cộng = 47,00m. Thời gian thực hiện: Khởi công xây dựng tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 12/2026.
2. Tiến độ thi công tính đến ngày 19/12/2025:
Dự án đang triển khai thi công 05 gói thầu xây lắp chính, với giá trị tích lũy 784,113/1.106,5 tỷ giá trị hợp đồng, đạt 66,3%. Cụ thể như sau:
- Gói thầu số 07: Xây dựng Phần tuyến - thoát nước nhánh 2; Khởi công ngày 22/5/2023, hoàn thành theo hợp đồng ngày 31/12/2025. Giá trị thực hiện 40,660/118,6 tỷ, đạt 34,22%, tăng 3.39%. Gồm 2 nhà thầu: Liên danh Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP và Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Quản Trung. Các thiết bị, nhân công thực tế trên công trường: 26 xe máy; 40 nhân công.
- Gói thầu số 09: Xây dựng Phần tuyến - thoát nước nhánh 1; Khởi công ngày 23/12/2022, hoàn thành theo hợp đồng ngày 30/11/2025. Giá trị thực hiện 157,490/211,1 tỷ, đạt 74,61%, tăng 3,79%. Gồm 2 nhà thầu: Liên danh công ty CPXD hạ tầng CII - Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Băng Dương. Các thiết bị, nhân công thực tế trên công trường: 29 xe máy; 50 nhân công.
- Gói thầu số 11: Xây dựng Phần cầu Thống Nhất và đường 2 đầu cầu; Khởi công ngày 27/12/2022, hoàn thành theo hợp đồng ngày 18/06/2026. Giá trị thực hiện 398,119/479,8 tỷ, đạt 82,98%, tăng 1,52%. Gồm 4 nhà thầu: Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 1 Mê Kông - Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII - Công ty cổ phần Vinadelta – Công ty cổ phần SHC. Các thiết bị, nhân công thực tế trên công trường: 05 xe máy; 44 nhân công.

Cầu Thống Nhất đang trong giai đoạn hoàn thiện
- Gói thầu số 13: Xây dựng Phần cầu Vàm Ông Án, đường đầu cầu; Khởi công ngày 23/12/2022, hoàn thành theo hợp đồng ngày 29/06/2026. Giá trị thực hiện 136,919/179,1 tỷ, đạt 76,44%, tăng 1,4%. Gồm 2 nhà thầu: Liên danh Công ty cổ phần 471 – Công ty cổ phần cầu đường 10. Các thiết bị, nhân công thực tế trên công trường: 12 xe máy; 45 nhân công.

Các mố cầu đã hoàn thành và tiếp tục triển khai thi công bản mặt cầu
-  Gói thầu số 15: Xây dựng Phần tuyến - thoát nước nhánh 1; Khởi công ngày 23/12/2022, hoàn thành theo hợp đồng ngày 14/02/2026. Giá trị thực hiện 41,121/117.9 tỷ, đạt 34,87%, tăng 1,74%. Nhà thầu: Công ty cổ phần Cường Hùng. Các thiết bị, nhân công thực tế trên công trường: 16 xe máy; 15 nhân công.

Hiện trạng thi công tuyến nhánh 1 đường trục trung tâm

Nhà thầu đang tập trung đầy nhanh tuyến độ thi công cầu Vàm Ông Án thuộc tuyến nhánh 1
-  Gói thầu số 07: Xây dựng Phần tuyến - thoát nước nhánh 2; Liên danh Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP và Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Quản Trung.
-  Gói thầu số 07: Xây dựng Phần tuyến - thoát nước nhánh 2; Liên danh Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP và Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Quản Trung.
- Gói thầu số 11: Xây dựng Phần cầu Thống Nhất và đường 2 đầu cầu; Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 1 Mê Kông - Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII - Công ty cổ phần Vinadelta – Công ty cổ phần SHC.

Cầu Thống Nhất đang được hoàn thiện
- Gói thầu số 13: Xây dựng Phần cầu Vàm Ông Án, đường đầu cầu; Liên danh Công ty cổ phần 471 – Công ty cổ phần cầu đường 10.
- Gói thầu số 15: Xây dựng Phần tuyến - thoát nước nhánh 1; Công ty cổ phần Cường Hùng.



Đoạn thi công đường dẫn xuống cầu phía Cù lao Hiệp Hòa.
3. Các khó khăn, vướng mắc:
Mặt bằng thi công dự án đến nay đã được bàn giao 396 hộ 33,38ha, đạt 100% diện tích. Còn 2 hộ thuộc nhánh 2 chưa tháo dỡ công trình kiến trúc đúng ranh công trình. Tình trạng khan hiếm vật liệu, nhân công dịp cuối năm nên tiến độ trên công trường vẫn chưa đáp ứng đúng tiến độ đã đăng ký.
4. Giải pháp đấy nhanh tiến độ:
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đơn vị tư vấn giám sát tiếp tục tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị, vật liệu và triển khai công tác thi công tăng ca để đẩy nhanh tiến độ công trình đúng theo kế hoạch đã đề ra.
 

Tác giả: Danh Minh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây