Sở Xây dựng

https://sxd.dongnai.gov.vn

Vành đai 3 - đòn bẩy tăng trưởng GRDP của tỉnh Đồng Nai

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai hiện đang được triển khai thi công khẩn trương, với nhiều gói thầu đạt tiến độ tích cực.

vd.jpg

Nút giao Vành đai 3 nhìn từ trên cao

Dự án thành phần 3 Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai là hợp phần trọng điểm trong tổng thể Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM – tuyến giao thông chiến lược quốc gia, kết nối TP.HCM với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Nhơn Trạch và xã Phước An, thuộc tỉnh Đồng Nai mới – khu vực được định hướng là trung tâm phát triển công nghiệp – đô thị sinh thái trọng điểm phía Nam.

Hiện tại, dự án đang triển khai đồng loạt 3 gói thầu xây dựng chính, với giá trị thực hiện trung bình đạt 41%, cụ thể: Gói thầu số 26 Đoạn đầu tuyến đến nút giao đường ĐT.25C (2,2 km) đạt 32,1%. Gói thầu số 29 Từ nút giao ĐT.25C đến nút giao ĐT.25B (2,8 km) đạt 49,9%, là gói có tiến độ cao nhất. Gói thầu số 32 Từ nút giao 25B đến cuối tuyến đạt 38,3%. Các nhà thầu đang triển khai thi công “3 ca, 4 kíp", tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động máy móc, thiết bị và nhân lực để đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật theo đúng tiến độ đề ra trong năm 2025.

Song song với thi công tuyến chính, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cũng được tích cực đẩy nhanh. Gói thầu số 76, liên quan đến di dời hệ thống đường dây cao thế, trung – hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng, đang được triển khai đúng tiến độ. Ngày 10/01/2025, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh bàn giao ranh mốc thực địa 08 vị trí trụ điện cao thế mới. UBND huyện Nhơn Trạch (trước sáp nhập) đang hoàn tất các thủ tục thu hồi đất, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trong quý III/2025 để phục vụ thi công hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

vd1.jpg

    Các phương tiện trên công trường đang gấp rút thi công hoàn thiện hạng mục mặt đường bê tông nhựa

Tuyến Vành đai 3 khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp với hàng loạt trục giao thông chiến lược như: cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Bến Lức – Long Thành, sân bay Long Thành, và hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải. Sự kết nối liên hoàn này sẽ tạo nên mạng lưới hạ tầng đồng bộ, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, qua đó tạo tiền đề để tỉnh Đồng Nai đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% GRDP trong năm 2025. Theo định hướng quy hoạch vùng, Vành đai 3 còn giúp mở rộng không gian phát triển công nghiệp – đô thị sinh thái hiện đại cho khu vực Nhơn Trạch, Phước An, thúc đẩy hình thành các trung tâm động lực tăng trưởng mới của Đồng Nai trong giai đoạn 2025–2030.

vd2.jpg

Vành đai 3 đang hình thành rõ nét qua địa bàn Đồng Nai

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến địa phương, Dự án Vành đai 3 đoạn qua Đồng Nai được kỳ vọng sẽ về đích đúng tiến độ, tạo cú hích hạ tầng – kinh tế – đô thị, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển toàn diện của tỉnh trong thời kỳ sau sáp nhập.

                                                         

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây