Sở Xây dựng

https://sxd.dongnai.gov.vn

Xử lý tình trạng ngập úng khu vực ngã 5 Biên Hùng thành phố Biên Hòa.

1. Thông tin chung:

- Mục tiêu đầu tư: Chống ngập úng khu vực ngã 5 Biên Hùng với chu kỳ lập lại trận mưa tính toán P = 5 năm; giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông mỗi khi có mưa lớn, cải thiện môi trường, giảm thiểu thiệt hại vật chất của người dân góp phần chỉnh trang đô thị Biên Hòa.

- Dự án đã được UBND tỉnh duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 2723/QĐ-UBND tỉnh ngày 04/8/2017.

- Tổng mức đầu tư của dự án     : 111.430.212.000 đồng.

- Thời gian thực hiện                 : 2016-2018.

- Dự kiến hoàn thành trước mùa mưa năm 2018.

- Quy mô đầu tư:

+ Xây dựng tuyến cống hộp có chiều dài khoảng 1006 m từ khu vực hồ Biên Hùng qua ngã 5 Biên Hùng và đi dọc theo các đường Ba Mươi Tháng Tư, Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Văn Trị tới sông Đồng Nai;

+ Xây dựng trạm bơm chống ngập tại công viên Nguyễn Văn Trị, kết nối với tuyến cống hộp mới xây dựng;

+ Xây dựng, cải tạo một số tuyến cống thoát nước cùng các hố thu nước mặt đường (kết hợp ngăn mùi) trên các tuyến đường dẫn về ngã 5 Biên hùng để chống ngập lụt cho khu vực này.

2. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 5/10/2017 khởi công xây dựng công trình.

- Đến nay, đã triển khai thi công lắp đặt cống tại các vị trí có mật độ lưu thông cao nhằm giảm thiểu tố đa tình trạng kẹt xe trên các tuyến đường: Nguyễn Văn Trị, đường CMT8 (đã xong và hoàn trả mặt bằng); đường 30/4, đường Hưng Đạo Vương, Hà Huy Giáp (đang thi công).

Các công việc trên sẽ được thực hiện hoàn thành và hoàn trả mặt bằng trước ngày 24/01/2018. Sau tết Âm lịch, sẽ tiếp tục triển khai thi công. Dự kiến công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa năm 2018 để xóa bỏ điểm ngập tại khu vực ngã 5 Biên Hùng./.

Người viết: Bùi Ánh Bắc​

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây